2주 MVP 스프린트 구축 예시

# 2주 MVP 스프린트 구축 예시

Canonical URL: https://duolabs.co.kr/docs/2%EC%A3%BC-mvp-%EC%8A%A4%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%8A%B8-%EA%B5%AC%EC%B6%95-%EC%98%88%EC%8B%9C
Author: Duolabs (https://duolabs.co.kr)
License: Creative Commons Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Last modified: 2026-07-31T18:40:44.555Z
Tags: build-example, docs, mvp, product-validation, public-doc

# 2주 MVP 스프린트 구축 예시

> 이 문서는 특정 고객의 실제 프로젝트나 확정 견적이 아닌 공개용 구축 예시입니다. 기능, 일정과 비용은 가정한 범위를 설명하기 위한 것이며 실제 계약 조건은 상담 후 별도 견적서와 계약서에서 확정합니다.

## 예시 시나리오

새 서비스 아이디어의 핵심 흐름을 문서나 화면 시안만이 아니라 직접 사용할 수 있는 형태로 확인하려는 팀을 가정합니다. 예시로 사용자가 요청을 등록하고 담당자가 상태를 변경하며 사용자가 결과를 확인하는 하나의 흐름을 2주 안에 검증합니다.

## 구축 목표

- 가장 중요한 사용자 한 유형과 핵심 행동을 실제 화면으로 구현
- 기술·데이터·운영의 주요 불확실성을 짧은 기간에 확인
- 내부 시연이나 제한된 사용자 테스트에 사용할 실행본 확보
- 반드시 필요한 기능과 후속 기능을 분리
- 스프린트 결과를 다음 구축 단계의 범위와 우선순위로 연결

## 범위 산정을 위한 가정

- 핵심 사용자 흐름 한 개와 제한된 화면·기능
- 웹 또는 우선 플랫폼 한 가지
- 기존 디자인·컴포넌트와 관리형 서비스를 활용
- 대규모 데이터 이전·복잡한 결제·다수 외부 연동 제외
- 고객 담당자가 매일 또는 정해진 시점에 빠르게 의사결정

## 주요 구축 범위

| 영역 | 포함 예시 | 확인 사항 |
| --- | --- | --- |
| 정의 | 문제, 사용자, 성공 기준과 핵심 흐름 | 2주 안에 검증 가능한지 |
| 화면 | 핵심 입력·조회·상태 화면 | 디자인 완성도와 화면 수 |
| 데이터 | 최소 데이터 구조와 테스트 자료 | 실데이터 사용과 보안 조건 |
| 기능 | 대표 흐름의 생성·조회·상태 변경 | 외부 연동과 예외 범위 |
| 검증 | 시연, 피드백과 후속 백로그 | 참여 사용자와 판단 기준 |

## 사용자와 시스템 흐름

~~~text
문제·사용자·성공 기준 확정
↓
핵심 화면과 데이터 설계
↓
대표 사용자 흐름 구현
↓
매일 또는 중간 시연·피드백
↓
최종 사용 검증
↓
유지·수정·확장 여부 결정
~~~

## 공개 가격표 근거

| 가격표 항목 | 공개 가격 범위 | 공개 예상 기간 | 이 예시의 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 스프린트 | 500만원 | 2주 | 핵심 화면과 기능만 포함하는 고정 범위 예시 |

가격 확인 기준은 2026년 7월 29일이며, [듀오랩스 공개 가격표](https://duolabs.co.kr/pricing)의 범위를 사용했습니다. 이 범위는 확정 견적이 아니며, 아래 변동 요인을 확인한 뒤 포함 항목과 고정 금액을 정합니다. 공개 가격표가 변경되면 최신 페이지의 안내가 우선합니다.

## 일정 구성 예시

| 구간 | 주요 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1~2일 | 문제·사용자·핵심 흐름과 제외 범위 확정 | 스프린트 백로그 승인 |
| 3~5일 | 화면·데이터·기술 위험 검증 | 구현 기준 확인 |
| 6~9일 | 핵심 흐름 구현과 중간 시연 | 대표 시나리오 동작 |
| 10일 | 최종 검증, 결과 정리와 후속 제안 | 인수·다음 단계 결정 |

## 주요 산출물

- 스프린트 목표와 범위 정의
- 핵심 화면·데이터와 실행 가능한 MVP
- 대표 시나리오 검증 결과
- 알려진 제약과 기술 위험 목록
- 후속 기능 백로그와 단계별 구축 제안

## 검수 기준 예시

- 합의한 핵심 사용자 흐름이 처음부터 끝까지 시연됩니다.
- 테스트 계정과 자료로 주요 입력·조회·상태 변경을 확인합니다.
- 미구현·임시 처리·운영 전 보완 항목이 문서에 명확히 표시됩니다.
- 스프린트 종료 시 유지·수정·확장 판단에 필요한 결과를 전달합니다.

## 가격과 일정이 달라지는 요인

- 핵심 흐름과 화면 수가 2주 범위를 넘는지
- 외부 API·결제·본인인증과 실데이터 사용
- 신규 브랜드·디자인 제작 수준
- 고객 의사결정과 테스트 자료 제공 속도
- 운영 수준의 보안·성능·고가용성 요구

## 별도 협의 또는 제외 범위

- 정식 운영 수준의 모든 예외·성능·보안 보장
- iOS·Android 동시 정식 출시
- 복잡한 결제·정산과 다수 외부 연동
- 대량 데이터 이전·콘텐츠 제작
- 합의한 핵심 흐름 밖의 추가 기능

## 운영과 유지보수

MVP는 운영 완성본과 목적이 다릅니다. 실제 사용자에게 공개하려면 보안·개인정보·성능·백업·지원 범위를 다시 확인하고 운영 전환 또는 정식 구축 단계를 별도로 확정합니다.

출시 후 유지보수는 구축비와 분리합니다. 공개 가격표 기준 월 20~100만원 범위이며, 실제 작업량, 점검 주기, 대응 시간과 개선 범위를 확인해 선택합니다.

## 관련 문서

- [모바일 앱·MVP 구축 제안서](https://docs.duolabs.co.kr/모바일-앱mvp-구축-제안서)
- [공개 가격표](https://duolabs.co.kr/pricing)