개발 프로젝트 진행 방식

# 개발 프로젝트 진행 방식

Canonical URL: https://duolabs.co.kr/docs/%EA%B0%9C%EB%B0%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8-%EC%A7%84%ED%96%89-%EB%B0%A9%EC%8B%9D
Author: Duolabs (https://duolabs.co.kr)
License: Creative Commons Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Last modified: 2026-07-31T18:40:14.459Z
Tags: docs, project-process, public-doc

# 개발 프로젝트 진행 방식

## 개요

듀오랩스는 프로젝트의 목적과 우선순위를 먼저 정한 뒤 설계, 개발, 출시와 운영의 순서로 진행합니다. 각 단계에서는 확인할 수 있는 결과물을 공유하고, 다음 단계에 영향을 주는 결정 사항을 고객과 함께 확인합니다.

프로젝트의 규모와 성격에 따라 일부 단계는 합쳐지거나 생략될 수 있습니다. 실제 작업 범위, 일정, 산출물과 의사결정 시점은 견적서·계약서 또는 프로젝트별 일정표에서 확정합니다.

## 1. 기획과 범위 확인

상담 내용을 바탕으로 해결하려는 문제, 주요 사용자와 필요한 기능을 정리합니다. 모든 아이디어를 한 번에 구현하기보다 목적에 직접 필요한 범위를 우선하며, 필요한 경우 작은 결과물로 먼저 검증하는 방법을 제안합니다.

이 단계에서는 일반적으로 다음 내용을 확인합니다.

- 프로젝트의 목적과 우선순위
- 주요 사용자와 사용 환경
- 필요한 기능과 제외할 범위
- 고객이 제공할 콘텐츠, 데이터, 계정과 담당자
- 예상 일정과 예산 조건
- 외부 서비스 연동 및 별도 비용 여부

확인한 내용을 기준으로 견적과 일정을 제안합니다. 초기 상담이나 예비 검토에서 안내한 금액과 기간은 확정 조건이 아니며, 최종 범위가 정리된 뒤 견적서와 계약서에서 확정됩니다.

## 2. 설계와 확인

기능 구조, 화면 흐름, 데이터와 외부 연동 방식을 설계합니다. 필요한 경우 화면 구성안이나 프로토타입을 만들어 실제 사용 흐름을 먼저 확인합니다.

이 단계에서 승인된 구조와 요구사항은 이후 개발 범위의 기준이 됩니다. 승인 후 새 기능이 추가되거나 기존 흐름이 달라지는 경우 일정과 비용에 미치는 영향을 검토한 뒤 변경 작업을 진행합니다.

## 3. 개발과 중간 공유

확정된 범위와 우선순위에 따라 기능을 구현합니다. 프로젝트 성격에 맞춰 테스트, 코드 검토, 접근 권한과 데이터 처리 기준을 함께 적용합니다.

진행 상황은 보고서만으로 전달하기보다 가능한 경우 실제 확인 가능한 화면, 테스트 주소 또는 고객 포털의 진행 정보로 공유합니다. 중간 결과물은 방향과 요구사항을 확인하기 위한 것이며, 최종 검수 전에는 일부 기능이나 데이터가 완성되지 않았을 수 있습니다.

## 4. 검수와 출시

개발 결과물은 합의한 환경과 검수 기준에 따라 확인합니다. 확정된 요구사항과 다르게 동작하는 부분은 하자로 확인하고, 새로운 기능이나 승인 이후 변경된 요구사항은 추가 요청으로 구분합니다.

고객은 합의한 검수 기간 안에 결과물을 확인하고 수정이 필요한 내용을 가능한 한 구체적으로 전달해 주세요. 여러 차례 나누어 전달된 의견은 일정에 영향을 줄 수 있으므로, 담당자가 내부 의견을 취합해 전달하면 더 효율적으로 반영할 수 있습니다.

스토어 심사, 외부 API 승인, 도메인 이전과 제3자 서비스의 처리 일정은 해당 사업자의 정책과 상태에 영향을 받습니다. 듀오랩스는 필요한 신청과 대응을 지원하지만 제3자의 승인 시점이나 서비스 제공 결과까지 보장하지는 않습니다.

## 5. 인수인계와 운영

검수와 대금 지급 등 계약상 완료 조건이 충족되면 합의한 납품물과 운영 자료를 정리하여 전달합니다. 인수인계 대상과 방식은 [프로젝트 인수인계 안내](https://docs.duolabs.co.kr/프로젝트-인수인계-안내)의 일반 기준과 프로젝트별 계약 조건을 따릅니다.

출시 후 모니터링, 콘텐츠 수정, 장애 대응과 기능 개선은 계약에 포함된 초기 지원 또는 별도의 유지보수 범위에 따라 진행합니다. 운영 계약이 없는 경우에도 추가 작업을 요청할 수 있으며, 작업 가능 일정과 비용을 확인한 뒤 진행합니다.

## 일정이 변경될 수 있는 경우

일정은 확정된 범위와 양측의 협조 일정을 기준으로 산정합니다. 다음과 같은 경우에는 영향 범위를 확인하여 일정을 다시 조정할 수 있습니다.

- 고객이 제공하기로 한 자료, 계정 또는 결정이 늦어진 경우
- 승인된 요구사항이나 우선순위가 변경된 경우
- 외부 서비스의 장애, 정책 변경 또는 심사 지연이 발생한 경우
- 확인되지 않았던 기존 시스템의 제약이나 데이터 문제가 발견된 경우
- 천재지변, 광범위한 통신 장애 등 합리적으로 통제하기 어려운 사유가 발생한 경우

고객의 회신, 자료 제공 또는 대금 지급이 상당 기간 지연되면 작업을 일시 중단할 수 있습니다. 재개 시점에는 기존 인력 일정과 변경된 조건을 반영하여 새 일정을 협의합니다.

## 변경 요청의 처리

프로젝트 중 새로운 요청이 생기면 먼저 기존 계약 범위에 포함되는지 확인합니다.

- 확정된 요구사항과 다른 동작: 하자 또는 수정 대상으로 검토
- 기존 기능의 세부 조정: 영향이 작으면 현재 범위에서 처리 가능 여부 확인
- 새로운 화면·기능·연동 또는 구조 변경: 일정과 비용을 산정하여 별도 합의

일정이나 비용에 영향이 있는 변경은 작업 전에 설명하고 승인을 받은 뒤 반영합니다. 구두로 논의한 내용도 범위에 영향을 준다면 이메일, 메신저 또는 프로젝트 문서 등 확인 가능한 방식으로 남깁니다.

## 고객이 준비할 사항

원활한 진행을 위해 고객에게도 다음 협조가 필요합니다.

- 프로젝트 의사결정을 담당할 연락 창구 지정
- 정확하고 적법하게 사용할 수 있는 콘텐츠와 데이터 제공
- 외부 서비스 가입, 본인 인증, 결제와 약관 동의
- 중간 결과물과 검수 요청에 대한 기한 내 회신
- 고객 또는 다른 업체가 변경한 코드·설정·데이터에 대한 사전 공유

제공 자료의 정확성, 사용 권리와 관계 법령 준수는 자료를 제공한 고객이 확인해야 합니다. 별도의 검수·법률 자문·보안 인증이 필요한 프로젝트는 해당 업무를 계약 범위에 명시합니다.

## 참고

이 문서는 듀오랩스의 일반적인 프로젝트 진행 방식을 설명하는 안내 자료이며 개별 프로젝트의 계약을 대신하지 않습니다. 실제 범위, 일정, 검수, 하자 보수, 대금 지급과 중단·해지 조건은 해당 견적서·계약서와 서면 합의가 우선합니다.

프로젝트 상담은 [듀오랩스 홈페이지](https://duolabs.co.kr)에서 접수할 수 있습니다.